山岚 · 社区 - 细则
type: channel
link: https://18.cx/tag/xize/
items: 市政道路工程监理实施细则

市政道路工程监理实施细则
type: item
date: 2025-09-22T02:32:00+00:00
description: {collapse title="目录" show="true"}章节标题页码一工程概况11.1工程简介11.2参建单位3二编制依据3三监理工作流程4四路基工程监理控制要点及目标值84.1施工前期的质量控制84.2路基土石方质量控制84.2.1便道便桥修筑及维护84.2.2路线放样质量控制94.2.3河塘清淤回填104.2.4场地清理104.2.5填前碾压104.2.6路基挖方104.2.7路基填方124.3台背回填154.4路基整修164.5雨季施工的监理16五路面工程监理控制要点及目标值175.1路床（新建）175.1.1施工要求：175.1.2质量检验标准：175.2填隙碎石底基层（新建）185.2.1原材料要求185.2.2施工监控要点185.2.3质量要求195.2.4允许偏差值195.3水泥稳定碎石层195.4封层205.5热拌沥青混合料面层225.5.1道路石油沥青技术要求225.5.2聚合物改性沥青技术要求235.5.3沥青混合料用细集料质量要求235.5.4沥青混合料用粗集料质量要求245.5.5热拌沥青混凝土的矿粉质量要求245.5.6热拌密级配沥青混凝土混合料马歇尔试验技术要求245.5.7热拌沥青混合料的施工温度255.5.8聚合物改性沥青混合料的施工温度255.5.9外观质量要求25六防护工程监理控制要点及目标值266.1施工准备阶段的监理266.2施工阶段的监理27七人行道工程监理控制要点及目标值287.1土基287.2混凝土垫层287.3砂浆找平层287.4预制板铺面297.5街坊道口297.6无障碍设施307.7路缘石307.8树池31八排水工程监理控制要点及目标值318.1沟槽开挖318.2管道砂砾垫层318.3管道安装328.4检查井328.5雨水口及连接支管338.6沟槽回填33九照明工程监理控制要点及目标值339.1灯杆、灯具安装339.2线路敷设359.3变配电安装379.4控制系统409.5安全保护40十交通工程监理控制要点及目标值4210.1施工要求4210.2交通标志4210.2.1质量要求4310.2.2质量控制要点4310.3交通标线4310.3.1质量要求4310.3.2质量控制要点4310.4突起路标4410.4.1质量要求4410.4.2质量控制要点4410.5轮廓标（包括附着式轮廓标与柱式轮廓标）4410.5.1质量要求4410.6防眩板4510.6.1质量要求4510.6.2质量控制要点45十一箱涵工程监理控制要点及目标值4511.1准备阶段4511.1.1技术准备4511.1.2人员、机械设备进场4611.1.3现场准备4611.1.4材料准备4611.2施工阶段4611.2.1测量放样4611.2.2开挖要求4711.2.3坑壁支撑及基坑排水4811.2.4防坍塌控制4811.2.5坑壁支护4811.2.6临边支护4911.2.7坑边荷载4911.2.8基坑支护变形监测4911.3工艺要求4911.3.1通道基础4911.3.2钢筋工艺5011.3.3模板工艺5111.3.4混凝土浇筑5211.3.5附属工程5211.4检验、验收阶段5311.4.1基底检验5311.4.2基底承载力检测5311.4.3钢筋验收5311.4.4质量检验53十二监理工作方法及措施5412.1质量控制的方法及措施5412.1.1质量控制方法5412.1.2质量控制措施5912.2进度控制的方法及措施6012.2.1进度控制方法6012.2.2进度控制措施6212.3投资控制的方法及措施6312.3.1投资控制的方法6312.3.2投资控制措施6412.4合同管理的方法及措施6612.4.1合同分析6612.4.2合同跟踪6612.4.3监控措施6812.5文明施工与安全的方法及措施6812.5.1加强管理建立健全管理体系6812.5.2严格落实文明施工各项内容及措施6912.5.3严格落实安全管理各项措施6912.6监理旁站内容和要求7012.6.1旁站工序7012.6.2旁站要求70十三其他事宜70{/collapse}{collapse title="一、工程概况" show="true"}1.1工程简介（1）九堡中路九堡中路道路为东西走向，西起于黄柏路，东至沙洲坝路，道路全长613.177m（桩号K0+260至K0+580段）。九堡中路道路全长约613.177m，宽24m，道路等级为次干路，设计行车速度30km/h，主要设计内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、电力工程、绿化工程等。（2）规划一路规划一路道路为南北走向，北起于现状乡道，南至长征大道，道路全长522.844m（桩号K0+360至终点段东侧为在建厂区）。九堡中路道路全长约522.844m，宽24m，道路等级为次干…